## 4.2 Beschreibungsschema für Referenzpunkte Für die Beschreibung von Referenzpunkten wurde folgendes Schema erstellt: Zielsetzung: Zielsetzung, die mit der Durchführung des RP verbunden ist Form und Beteiligung: Organisatorische Information zum RP, z.B. “Meeting” (erforderlich), Beteiligung am RP (Kompetenz, Personengruppen) Häufigkeit (vgl. Abbildung 4): Einmalig Einmalig auftretende Referenzpunkte. Termine werden zu Projektbeginn vereinbart; Inhalte werden zu Projektbeginn auf Basis der Referenzpunkt-Checklisten festgelegt Mehrfach Mehrfach auftretende Referenzpunkte Mehrfach-bestimmt Termine werden zu Projektbeginn vereinbart, Inhalte werden zu Projektbeginn auf Basis der Referenzpunkt-Checkliste festgelegt Mehrfach unbestimmt Zusätzliche Termine können im Projektverlauf nach Bedarf vereinbart werden, Inhalte werden im Projektverlauf auf Basis der Referenzpunkt-Checkliste festgelegt

Checkliste: Die Input- und Outputeinträge der Referenzpunkte werden in einer Checkliste in Tabellenform beschrieben.